###### ==CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN DE OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA OBRA DENOMINADA “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE DESARROLLO ESPACIAL EN EL ESTADO DE ZACATECAS”==, EN LO SUCESIVO “LA OBRA” ==CELEBRADO EL== DÍA ==4== DEL MES DE ==JULIO== DE ==2018==, POR UNA PARTE POR LA AGENCIA ESPACIAL MEXICANA, EN LO SUCESIVO “LA AEM”; REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. DR. FRANCISCO JAVIER MENDIETA JIMÉNEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE “LA AEM”; Y EL C. LIC. TIBURCIO MONTALVO NARANJO, COORDINADOR GENERAL DE FINANCIAMIENTO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN MATERIA ESPACIAL DE “LA AEM”, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL; Y POR LA OTRA, LA ==SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL==, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA SEDENA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. GENERAL DE BRIGADA INGENIERO CONSTRUCTOR XAVIER FERNANDO GONZÁLEZ ECHANDI, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE INGENIEROS; INSTITUCIONES QUE EN FORMA CONJUNTA SE DENOMIRÁN COMO “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAÚSULAS SIGUIENTES:

#### **ANTECEDENTES.**

==Con fecha 5 de septiembre del 2017, “LA AEM” y “LA SEDENA” celebraron un “CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN”==, el cual en la parte conducente establece:

> (Cláusula primera) OBJETO: “Establecer las bases y mecanismos de colaboración entre “las partes”, para lograr el máximo aprovechamiento de sus recursos humanos, materiales y financieros en el desarrollo de proyectos y acciones de interés para ambas partes, así como la materialización de obra pública, adquisiciones y servicios relacionados con las mismas, a través de los mecanismos legales con que cuenten y siempre que sus ordenamientos legales así lo permitan”;

> (Cláusula Segunda) CONVENIOS ESPECÍFICOS: Para la ejecución de actividades específicas, se elaborarán programas y proyectos que de ser aprobados por “las partes”, serán elevados a la categoría de convenios específicos y pasarán a formar parte del presente convenio.

Derivado de lo anterior, con fecha 4 de julio de 2018, “LA AEM” y “LA SEDENA”, celebraron un Convenio Específico de Colaboración de obra pública, adquisiciones y servicios relacionados con las mismas, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos consistentes en la obra denominada “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE DESARROLLO ESPACIAL EN EL ESTADO DE ZACATECAS”, por un monto de $22'031,332.40 (Veintidós millones treinta y un mil trescientos treinta y dos pesos 40/100 M.N.).

Sin embargo, existe la necesidad de un Convenio Modificatorio el cual se origina fundamentalmente para atender las diferencias de proyecto, volúmenes de obra y programas de trabajo considerados en el Convenio Específico de Colaboración de la obra de referencia, de conformidad con la Cláusula Séptima del Convenio Específico de Colaboración que establece la posibilidad de modificar volúmenes de obra adicionales y/o conceptos extraordinarios no considerados en el presupuesto autorizado mediante la celebración de un convenio modificatorio.

"LA AEM" en oficio sin número de fecha 20 de septiembre del 2018, remite a la Residencia de Obra de "LA SEDENA" el proyecto ejecutivo actualizado de la obra, solicitando se elabore el Convenio Modificatorio correspondiente.

Mediante Oficio No. 100/ZAC de fecha 3 de octubre del 2018 girado por la Residencia de Obra a cargo del Tte. Cor. I.C. Luis Enrique Calderón Fernández, se remitió a la esta Agencia Espacial Mexicana la propuesta de Convenio Modificatorio.

#### **DECLARACIONES.**

##### I. "LA AEM" DECLARA QUE:

Las modificaciones realizadas al proyecto, presupuesto inicial y programas de obra, que se deriven del presente Convenio no representan modificación alguna en el objeto y al importe final de los trabajos, manifestadas en las Cláusulas Primera y Segunda del Convenio de Colaboración citado en antecedentes.

Asimismo, las modificaciones manifestadas coadyuvarán a mejorar el funcionamiento de "LA OBRA", siendo requerida una ampliación en el plazo de ejecución de la misma en 31 días naturales, pasando de una fecha de terminación del 17 de octubre del 2018 al 17 de noviembre del 2018.

##### II. DECLARACIÓN CONJUNTA:

"LAS PARTES" ratifican todas y cada una de sus declaraciones vertidas en el Convenio Específico de Colaboración de fecha 4 de julio del 2018 citado en antecedentes.

Convienen llevar a cabo la ampliación del periodo de ejecución de la obra en un plazo de 31 días naturales adicionales, pasando de una fecha de terminación del 17 de octubre del 2018 al 17 de noviembre del 2018 y conociendo el objeto del presente, manifiestan su conformidad en celebrarlo al tenor de las siguientes:

#### **CLÁUSULAS.**

##### PRIMERA. 
Las partes convienen en modificar el presupuesto inicial presentado, manteniendo el monto del convenio, manifestado en la Cláusula Segunda del Convenio Específico de Colaboración de fecha 4 de julio del 2018.
##### SEGUNDA. 
Las partes convienen en modificar la Cláusula Tercera del Convenio Específico de Colaboración de fecha 4 de julio del 2018, incrementándose el plazo original de ejecución de los trabajos en 31 días naturales, pasando de una fecha de terminación del 17 de octubre del 2018 al 17 de noviembre del 2018.
##### TERCERA. 
Las partes convienen en modificar los anexos señalados en el numeral II.6 del apartado de declaraciones de "LA SEDENA" del Convenio Específico celebrado el 4 de julio de 2018, para quedar de la siguiente forma:

F.1. Presupuestos desglosados a nivel concepto (de las cantidades adicionales, de los conceptos adicionales), incluye precios, cantidades de trabajo, unidades de medida, importes parciales y total.
F.2. Programas de ejecución de los trabajos detallados por concepto.  
F.3. Programas de utilización de maquinaria y equipo.  
F.4. Programas de personal técnico, administrativo, obrero y de servicios.  
F.5. Programas de adquisición de materiales y equipo de instalación permanente.  

##### **CUARTA.** 
Ambas partes convienen que con excepción de lo que expresamente se estipula en el presente Convenio Modificatorio, rigen todas y cada una de las cláusulas con la fuerza y alcance legal asentados en el Convenio Específico de Colaboración de obra pública, adquisiciones y servicios relacionados con las mismas, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado para llevar a cabo los trabajos consistentes en la obra denominada “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE DESARROLLO ESPACIAL EN EL ESTADO DE ZACATECAS”, celebrado el día 4 del mes de julio de 2018.  

Leído que fue por las partes el presente Convenio Modificatorio y enteradas de su contenido y alcance, lo firman en forma autógrafa al margen y al calce, en la Ciudad de México, a los ==cinco días del mes de octubre de dos mil dieciocho==.  

**POR “LA AEM”**  
EL DIRECTOR GENERAL  
**DR. FRANCISCO JAVIER MENDIETA JIMÉNEZ**  

**POR “LA SEDENA”**  
EL DIRECTOR GENERAL DE INGENIEROS  
**GRAL. BGDA. I.C. XAVIER FERNANDO GONZÁLEZ ECHANDI**  

**POR “LA AEM”**  
EL COORDINADOR GENERAL DE FINANCIAMIENTO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN MATERIA ESPACIAL  

**LIC. TIBURCIO MONTALVO NARANJO**  
COMO RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO  



